АРМ Производственный план
--------------------------------

   
Страница авторизации
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Для входа в АРМ необходимо авторизоваться в системе. Для этого нужно ввести логин, пароль пользователя и нажать кнопку "Войти".


Основная страница Производственного плана
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

После авторизации откроется Основная страница Производственного плана - таблица с заявками, которые распределены по исполнителям/ используют определенные ресурсы:

* по вертикали - временные отрезки,
* по горизонтали - ресурсы (исполнители) и группы ресурсов (исполнителей).

Число в ячейке соответствует количеству заявок, которое находится в этом периоде (неделе), причем если заявка длится несколько недель, то она будет учтена во всех соответствующих ячейках.

Числа в строке группы (группы отмечены синим цветом в столбце ресурсов) обозначают суммарное количество заявок группы.

На верхней панели находятся управляющие элементы:

(1) кнопка **Обновить**
(2) кнопка **Сбросить** (переход к виду **Месяц**, центрирование по текущей дате, сброс поискового фильтра)
(3) переключение между видами детализации **"День"-"Неделя"-"Месяц"**.

    3.1. *Месяц* - вид по умолчанию: прошлый, текущий и следующий месяцы в разрезе недель;
    
    3.2. *Неделя* - прошлая, текущая и следующая неделя в разрезе дней;
    
    3.3. *День* - день по часам.
    
(4) кнопки навигации **Вперёд** и **Назад** по выбранному виду детализации.
(5) поле поиска.


Цвета ячеек
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Цвет ячейки определяется зависит от статусов и своевременности исполнения заявок:

Цветов всего 6 (указываются в записи реестра **Настройки производственного плана**):

* Статус - *Запланировано* и дата начала ещё не подошла,
* Статус - *Запланировано* и дата начала прошла (не принято во время в работу),
* Статус - *В работе* (на исполнении) и дата завершения ещё не наступила,
* Статус - *В работе* (на исполнении) и дата завершения прошла (просрочено),
* Статус - *Завершено* и фактическая дата завершения не превышает плановой (в срок),
* Статус - *Завершено* и фактическая дата завершения превышает плановую (просрочено).


Если в одной ячейке находятся заявки с разными статусами, то общий цвет ячейки будет определяться, исходя из приоритетов просроченности (т.е. приоритетнее отображать просроченные и не начатые вовремя заявки).


.. figure:: img/ServiceARM-panel.png

        Рис. Основная страница АРМ



.. figure:: img/ServiceARM-week.png

        Рис. Вид "Неделя"


Для того, чтобы увидеть детали по заявкам по конкретному ресурсу/групе ресурсов за определенную неделю - нужно выбрать ячейку на пересечении. Откроется боковая панель с деталями заявок, где блок каждой заявки будет окрашен в цвет в соответствии с настройками в записи реестра Настроек:  

.. figure:: img/ServiceARM_-_colors.png

        Рис. Детали заявок на боковой панели


Заявки с боковой панели можно "перетаскивать", изменяя период начала-завершения и/или исполнителя. Для этого нужно блок заявки с боковой панели перетащить в нужную ячейку. При этом:

* нельзя перетаскивать завершенные заявки,
* нельзя перетаскивать заявку в строку группы - можно только на исполнителей.

* при перетаскивании в виде **Месяц** заявки в какую-нибудь неделю, начало и плановая дата завершения заполняется началом и концом недели (длительность - неделя);
* при перетаскивании в виде **Неделя** заявки в какой-нибудь день, начало и плановая дата завершения заполняется началом и концом дня (длительность - сутки);
* при перетаскивании в виде **День** заявки в какой-нибудь час, начало и плановая дата завершения заполняется началом текущего часа и началом следующего часа (длительность - час).


Просмотр и редактирование заявок
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

При нажатии на блок заявки на боковой панели открется страница просмотра и редактирования заявки

.. figure:: img/ServiceARM_-_order.png

        Рис. Просмотр и редактирование заявки
